Acta No.1

Acta 1.02/09/2014
 * 1) Asistencia: Sebastián Flórez, Sebastián Ramos, Sebastián Siza, Carlos Rincón, Laura Mojica. Jairo Bautista.

- 	Líder de grupo: Animar a todos, guiar las reuniones, responde porque todo sirva. Presentación final,  Acta semanal. LM
 * 1) Se definen cuáles son los diferentes roles dentro del grupo de desarrollo de software y cuáles son sus diferentes funciones.
 * 2) Cada uno según sus intereses y fortalezas se postulan para desempeñar alguno de los roles, luego de asignar a cada uno como líder de algún rol se decide como plan de mitigación asignar a un ayudante especial para que las tareas sean retroalimentadas y terminen siendo de la calidad propuesta, los cargos quedan repartidos de la siguiente manera:

- 	   Calidad: Debe saber documentar, usar formatos, como especificar caso de usos. SS, LM

- 	   Soporte: Tecnología (errores, como se solucionan, mandar a los monitores). JB, SF.

- 	   Desarrollo: Liderar el proceso de modelado (diagrama de clases) e implementación. SF, JB, CR

- 	   Planeación: Actividades semanales, organizar el tiempo. CR, SR

- 	   Pruebas: Revisar que todo funcione,  guiar el proceso de desarrollo de pruebas. SR, SS ''' '''
 * 1) Se crea una cuenta en bitrix y se sube el contenido ya realizado.
 * 2) Se hace un recuento de las actividades por hacer y se distribuyen de forma equitativa y de acuerdo al rol. Se suben a bitrix para tener una constancia y asignar el compromiso de tiempo de entrega de cada una.
 * 3) Se le pide el favor a un estudiante de apo 1 que solicite y cancele una cita frente a nosotros, para comprender cuál es el manejo interno de la aplicación web del cupitaller.
 * 4) Se discuten las posibles mejoras.

Durante la semana se realizaron actividades como la creación del UML y el diagrama de casos de uso, se crearon una serie de preguntas que son necesarias aclarar para tener una visión global acertada del problema.

Se hace una revisión de los posibles riesgos y en cuanto a los riesgos de R1 a R6, se crean los planes de mitigación ya descritos en lo ocurrido durante la reunión, esto con el fin de que la probabilidad de riesgo se reduzca a un 10%.